# 大屏可视化系统开发计划

## 1. 系统概述

大屏可视化系统是本项目的重要组成部分，主要用于展示锡林郭勒盟安格斯牛养殖产业的整体数据、实时监控信息和分析结果。通过直观的图表和数据可视化方式，为管理者提供全面的产业洞察。

## 2. 技术架构

- **前端框架**: Vue.js 3
- **可视化库**: DataV（替代 ECharts）
- **构建工具**: Vite
- **状态管理**: Pinia
- **响应式设计**: 支持多种大屏比例(16:9, 4:3等)
- **实时数据**: WebSocket 实时数据推送
- **代码规范**: ESLint + Prettier
- **单元测试**: Vitest

## 3. 功能模块详细计划

### 3.1 产业概览模块 (4天)
- 第1天：
  - 整体产业规模展示（牛只总数、牧场数量等关键指标）
  - 产值和增长率关键指标（年度产值、增长率趋势图）
- 第2天：
  - 数据可视化图表实现（使用 DataV 组件展示品种分布、区域分布）
  - 实时数据更新机制（WebSocket 连接建立）
- 第3天：
  - 数据钻取功能实现（点击图表可查看详细数据）
  - 多维度数据展示（按时间、区域、品种等维度筛选）
- 第4天：
  - 首页地图展示功能开发（集成锡林郭勒盟区域地图，展示各区域牛只分布、牧场位置）

### 3.2 养殖监控模块 (3天)
- 第1天：
  - 各牧场养殖情况展示（使用 DataV 地图组件展示各牧场位置和规模）
  - 环境数据实时监控（温湿度、氨气浓度等传感器数据）
- 第2天：
  - 异常情况告警展示（环境异常、健康异常等告警信息）
  - 历史数据趋势分析（环境数据历史趋势图）
- 第3天：
  - 牛只健康状态监控（健康、亚健康、患病牛只数量统计）
  - 饲养记录统计（饲料消耗、投喂量趋势）

### 3.3 金融服务模块 (2天)
- 第1天：
  - 贷款统计展示（贷款申请数、放款总额、还款情况）
  - 保险统计展示（投保数量、保费总额、理赔情况）
- 第2天：
  - 风险数据展示（高风险贷款、理赔率高的牧场等）
  - 金融服务趋势分析（贷款和保险业务增长趋势）

### 3.4 交易统计模块 (2天)
- 第1天：
  - 牛只交易量统计（日交易量、月交易量、年度交易量）
  - 价格趋势和区域分布展示（价格热力图、区域价格对比）
- 第2天：
  - 交易类型分析（活牛交易、牛肉制品销售等）
  - 交易排行榜（热门牧场、活跃交易员等）

### 3.5 运输跟踪模块 (2天)
- 第1天：
  - 牛只运输实时状态展示（运输路线、当前位置、预计到达时间）
  - 运输车辆监控（车辆状态、司机信息等）
- 第2天：
  - 运输异常告警（延误、偏离路线等异常情况）
  - 运输效率分析（运输时间、成本等统计）

### 3.6 风险预警模块 (2天)
- 第1天：
  - 风险事件展示（疫病风险、市场风险、自然灾害风险等）
  - 预警信息推送和展示（不同级别预警的分类展示）
- 第2天：
  - 风险趋势分析（各类风险的历史趋势和预测）
  - 风险地图（按区域展示风险分布）

### 3.7 生态指标模块 (2天)
- 第1天：
  - 环保数据展示（碳排放、水资源使用、饲料消耗等）
  - 可持续发展指标展示（草畜平衡、生态效益等）
- 第2天：
  - 环保趋势分析（环保指标的历史变化趋势）
  - 生态效益评估（经济效益与生态效益的平衡分析）

### 3.8 政府监管模块 (2天)
- 第1天：
  - 监管数据总览（防疫完成率、补贴发放情况等）
  - 合规性检查结果展示（合规牧场比例、违规事件统计等）
- 第2天：
  - 政策执行效果分析（政策实施后的数据变化）
  - 监管报告生成和展示（自动生成的监管报告可视化）

## 4. 技术实现要点

- 使用 DataV 组件库实现自适应全屏显示
- 开发装饰组件（如边框、装饰线等）增强视觉效果
- 采用合理的布局结构（如三栏布局）分布数据展示区域
- 开发排名轮播组件展示动态数据
- 采用深色科技风格背景，搭配主题色系（如绿色渐变）体现业务特色
- 添加实时时间显示等实用功能
- 结合 DataV 图表实现丰富的数据可视化
- 使用自适应容器确保不同分辨率下的正常显示
- 添加窗口大小改变时的重绘功能
- 集成地图组件展示锡林郭勒盟区域数据分布

## 5. 里程碑

- **里程碑1**：完成产业概览模块和养殖监控模块（7天）
- **里程碑2**：完成金融服务模块和交易统计模块（4天）
- **里程碑3**：完成运输跟踪模块和风险预警模块（4天）
- **里程碑4**：完成生态指标模块和政府监管模块（4天）
- **里程碑5**：系统联调和测试（3天）
- **里程碑6**：上线部署（1天）