# 宁夏智慧养殖监管平台开发计划

## 版本历史

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|------|------|----------|--------|
| v1.0 | 2025-01-19 | 初始版本 | 系统架构师 |

## 1. 项目概述

### 1.1 项目背景
宁夏智慧养殖监管平台是一个综合性的数字化养殖监管系统，旨在通过现代信息技术提升养殖业的管理水平和监管效率。

### 1.2 开发目标
- 构建完整的智慧养殖监管平台
- 实现多端应用协同工作
- 确保系统稳定性和可扩展性
- 提供优质的用户体验

## 2. 项目范围

### 2.1 核心模块
- **后端服务** (backend/)
- **管理后台** (admin-system/)
- **官方网站** (website/)
- **小程序矩阵** (mini-app/)

### 2.2 支撑模块
- 数据库设计与实现
- API接口开发
- 用户权限管理
- 数据分析与报表

## 3. 开发阶段规划

### 3.1 第一阶段：基础架构搭建 (4周)

#### 3.1.1 后端基础服务 (2周)
**任务分解：**
- [ ] 项目初始化和环境配置 (2人日)
- [ ] 数据库设计和建表 (3人日)
- [ ] 基础框架搭建 (Express + Sequelize) (2人日)
- [ ] 用户认证和权限管理 (3人日)
- [ ] 基础API接口开发 (4人日)

**工时估算：** 14人日
**负责人员：** 后端开发工程师 2人
**里程碑：** 基础API服务可用

#### 3.1.2 前端基础框架 (2周)
**任务分解：**
- [ ] 管理后台项目初始化 (1人日)
- [ ] 官网项目初始化 (1人日)
- [ ] UI组件库集成和配置 (2人日)
- [ ] 路由和状态管理配置 (2人日)
- [ ] 基础页面布局开发 (4人日)
- [ ] 登录和权限验证 (4人日)

**工时估算：** 14人日
**负责人员：** 前端开发工程师 2人
**里程碑：** 前端基础框架完成

### 3.2 第二阶段：核心功能开发 (8周)

#### 3.2.1 用户管理模块 (2周)
**任务分解：**
- [ ] 用户注册和登录API (2人日)
- [ ] 用户信息管理API (2人日)
- [ ] 角色权限管理API (3人日)
- [ ] 前端用户管理界面 (4人日)
- [ ] 权限控制组件开发 (3人日)

**工时估算：** 14人日
**负责人员：** 全栈开发工程师 2人

#### 3.2.2 养殖场管理模块 (3周)
**任务分解：**
- [ ] 养殖场信息管理API (3人日)
- [ ] 养殖场地理位置服务 (2人日)
- [ ] 养殖场档案管理 (3人日)
- [ ] 前端养殖场管理界面 (5人日)
- [ ] 地图展示和交互功能 (4人日)
- [ ] 数据导入导出功能 (4人日)

**工时估算：** 21人日
**负责人员：** 全栈开发工程师 2人

#### 3.2.3 监控数据模块 (3周)
**任务分解：**
- [ ] 环境监控数据API (3人日)
- [ ] 实时数据处理服务 (4人日)
- [ ] 数据存储和查询优化 (3人日)
- [ ] 前端数据展示界面 (4人日)
- [ ] 图表和可视化组件 (4人日)
- [ ] 报警和通知功能 (3人日)

**工时估算：** 21人日
**负责人员：** 全栈开发工程师 2人

### 3.3 第三阶段：小程序开发 (4周)

#### 3.3.1 政府端小程序 (1.5周)
**任务分解：**
- [ ] 小程序项目初始化 (1人日)
- [ ] 监管数据查看功能 (3人日)
- [ ] 养殖场信息查询 (2人日)
- [ ] 数据统计和报表 (3人日)
- [ ] 消息通知功能 (1人日)

**工时估算：** 10人日
**负责人员：** 小程序开发工程师 1人

#### 3.3.2 保险端小程序 (1.5周)
**任务分解：**
- [ ] 小程序项目初始化 (1人日)
- [ ] 保险业务管理 (3人日)
- [ ] 理赔数据查看 (2人日)
- [ ] 风险评估功能 (3人日)
- [ ] 业务流程管理 (1人日)

**工时估算：** 10人日
**负责人员：** 小程序开发工程师 1人

#### 3.3.3 银行端小程序 (1周)
**任务分解：**
- [ ] 小程序项目初始化 (1人日)
- [ ] 贷款业务管理 (2人日)
- [ ] 客户信息查看 (2人日)
- [ ] 风险控制功能 (2人日)
- [ ] 业务审批流程 (1人日)

**工时估算：** 8人日
**负责人员：** 小程序开发工程师 1人

### 3.4 第四阶段：系统集成和测试 (3周)

#### 3.4.1 系统集成 (1周)
**任务分解：**
- [ ] 各模块接口联调 (2人日)
- [ ] 数据一致性验证 (2人日)
- [ ] 性能优化 (3人日)

**工时估算：** 7人日
**负责人员：** 全栈开发工程师 2人

#### 3.4.2 测试阶段 (2周)
**任务分解：**
- [ ] 单元测试编写 (3人日)
- [ ] 集成测试执行 (3人日)
- [ ] 用户验收测试 (4人日)
- [ ] 性能测试 (2人日)
- [ ] 安全测试 (2人日)

**工时估算：** 14人日
**负责人员：** 测试工程师 2人

### 3.5 第五阶段：部署上线 (2周)

#### 3.5.1 生产环境部署 (1周)
**任务分解：**
- [ ] 生产环境配置 (2人日)
- [ ] 数据库迁移 (1人日)
- [ ] 应用部署和配置 (2人日)
- [ ] 域名和SSL证书配置 (1人日)
- [ ] 监控和日志配置 (1人日)

**工时估算：** 7人日
**负责人员：** 运维工程师 1人

#### 3.5.2 上线验证 (1周)
**任务分解：**
- [ ] 生产环境功能验证 (2人日)
- [ ] 性能监控和调优 (2人日)
- [ ] 用户培训和文档 (2人日)
- [ ] 问题修复和优化 (1人日)

**工时估算：** 7人日
**负责人员：** 全栈开发工程师 2人

## 4. 资源配置

### 4.1 人员配置
- **项目经理**: 1人，负责项目整体协调和进度管理
- **系统架构师**: 1人，负责技术架构设计和技术决策
- **后端开发工程师**: 2人，负责后端服务开发
- **前端开发工程师**: 2人，负责管理后台和官网开发
- **小程序开发工程师**: 1人，负责小程序矩阵开发
- **测试工程师**: 2人，负责测试用例设计和执行
- **运维工程师**: 1人，负责部署和运维工作

### 4.2 技术资源
- **开发环境**: 本地开发环境 + 测试服务器
- **生产环境**: 云服务器 + 数据库 + CDN
- **第三方服务**: 百度地图API、短信服务、支付服务

## 5. 风险管理

### 5.1 技术风险
- **风险**: 第三方API服务不稳定
- **应对**: 准备备用方案，实现服务降级
- **风险**: 数据库性能瓶颈
- **应对**: 提前进行性能测试，优化查询和索引

### 5.2 进度风险
- **风险**: 需求变更导致延期
- **应对**: 严格控制需求变更，建立变更评估流程
- **风险**: 人员流动影响进度
- **应对**: 做好知识传承，建立备用人员计划

### 5.3 质量风险
- **风险**: 测试不充分导致线上问题
- **应对**: 建立完善的测试体系，增加自动化测试
- **风险**: 安全漏洞
- **应对**: 进行安全评估，建立安全开发规范

## 6. 质量保证

### 6.1 代码质量
- 建立代码审查机制
- 使用ESLint和Prettier统一代码风格
- 编写单元测试，确保代码覆盖率

### 6.2 文档质量
- 维护完整的API文档
- 编写用户使用手册
- 建立技术文档更新机制

### 6.3 测试质量
- 制定详细的测试计划
- 执行多层次测试（单元、集成、系统、验收）
- 建立缺陷跟踪和修复流程

## 7. 项目里程碑

| 里程碑 | 计划完成时间 | 交付物 |
|--------|--------------|--------|
| 基础架构完成 | 第4周 | 后端API框架、前端基础框架 |
| 核心功能完成 | 第12周 | 用户管理、养殖场管理、监控数据模块 |
| 小程序开发完成 | 第16周 | 三端小程序应用 |
| 系统测试完成 | 第19周 | 测试报告、缺陷修复 |
| 生产上线 | 第21周 | 生产环境部署、用户培训 |

## 8. 沟通计划

### 8.1 定期会议
- **日常站会**: 每日上午9:00，15分钟
- **周例会**: 每周五下午，1小时
- **月度评审**: 每月最后一周，2小时

### 8.2 报告机制
- **日报**: 开发人员每日提交工作进展
- **周报**: 项目经理每周汇总项目状态
- **月报**: 向管理层汇报项目整体进展

## 9. 成功标准

### 9.1 功能标准
- 所有核心功能按需求实现
- 系统性能满足预期指标
- 用户体验良好

### 9.2 质量标准
- 代码覆盖率达到80%以上
- 系统可用性达到99.5%以上
- 安全测试通过

### 9.3 交付标准
- 按时完成项目交付
- 预算控制在计划范围内
- 用户满意度达到85%以上

## 10. 后续维护

### 10.1 维护计划
- 建立7x24小时监控体系
- 制定应急响应预案
- 定期进行系统优化和升级

### 10.2 迭代计划
- 根据用户反馈持续优化功能
- 定期发布新版本
- 扩展新的业务模块

---

**文档维护**: 本文档将根据项目进展情况定期更新
**联系方式**: 如有疑问，请联系项目经理或系统架构师