# 项目开发计划

## 1. 项目目标
开发一个现代化的农场管理系统，实现以下核心功能：
- 实时监控农场设备和动物状态
- 数据可视化分析仪表盘
- 多角色权限管理系统
- 移动端适配（二期规划）

## 2. 里程碑计划
| 阶段 | 时间节点 | 交付物 |
|------|----------|--------|
| 需求确认 | 2025/8/20 | 需求规格说明书 |
| 原型设计 | 2025/8/25 | Figma设计稿 |
| 核心功能开发 | 2025/9/10 | 设备监控模块、动物管理模块 |
| 数据分析模块 | 2025/9/20 | 可视化报表系统 |
| 系统联调 | 2025/9/25 | 集成测试报告 |
| 上线部署 | 2025/9/30 | 生产环境部署包 |

## 3. 任务分解
### 3.1 后端开发
- [ ] 设备状态API开发（3人日）
- [ ] 动物健康数据模型设计（2人日）
- [ ] 用户权限管理系统（5人日）

### 3.2 前端开发
- [ ] 实时监控看板（4人日）
- [ ] 地图可视化组件（3人日）
- [ ] 响应式布局适配（2人日）

## 4. 资源需求
- 开发团队：3名后端 + 2名前端
- 测试资源：专职QA 1名
- 服务器：腾讯云CVM 2台（4核8G）

## 5. 风险预案
| 风险项 | 应对方案 |
|--------|----------|
| 第三方地图API延迟 | 备用百度地图/高德地图双方案 |
| 数据量激增 | 提前规划数据库分表方案 |
| 人员流动 | 核心模块双人负责制 |

---
*最后更新：2025/8/18*